### 21.    Beslutning om afslutning af anlægsbudgetter til brovedligeholdelse i perioden 2013-2016

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-40686       J.nr.: 00.30.08           Dokumentnr.:
326-2017-303756

**Sagstype**

Beslutning.

**Resume og sagens baggrund**

I forbindelse med en gennemgang af anlægsbudgetterne for
perioden 2013-2016 er der udarbejdet en opsamling vedrørende tidligere
besluttede arbejder i relation til brovedligeholdelse. Der skal træffes
beslutning om at lukke anlægsbudgetterne til brovedligeholdelse for perioden
2013-2016, og at renoveringen af enkelte broer udsættes til fornyet
prioritering i de kommende år.

**Indstillinger**

Chefen for Vej, Ejendom og Affald indstiller,

1. at alle
anlægsbudgetter til brovedligeholdelse i perioden 2013-2016 afsluttes,

2. at broerne 76,
44, 120, 128, 129, 135, 36, 37, 41 og 58 udsættes til fornyet prioritering i de
kommende år, og

3. at eventuelt
uforbrugte midler tilbageføres til de likvide aktiver.

**Behandling**

Teknik- og Miljøudvalget.

**Sagsfremstilling**

I forbindelse med en gennemgang af anlægsbudgetterne for
perioden 2013-2016 er der udarbejdet en statusoversigt vedrørende tidligere
besluttede broarbejder i perioden. Se Bilag 1.

For broerne 36, 37, 41 og 58 er der indgået aftale om rådgivningsassistance
med henblik på at udarbejde udbudsmateriale, licitation og kontrahering med
entreprenør. Og for bro 120, 128, 129 forventes forundersøgelser og
vedligeholdelsesplan gennemført i indeværende år.

Nikolaj Mortensen er som udgangspunkt prioriteret på
baggrund af de generaleftersyn, som løbende udføres af en ekstern rådgiver.
Generaleftersynene giver et billede af broernes vedligeholdelsestilstand og et
umiddelbart overslag i relation til de vedligeholdelsesopgaver, der bør
igangsættes.

Når vedligeholdelsesarbejderne igangsættes kan billedet
ændre sig i relation til, hvor stor den konkrete opgave er. Nogle broer vil
være dyrere og andre billigere at istandsætte.

Det har vist sig, at broerne 76, 44, 120, 128, 129, 135, 35,
37, 41 og 58 ikke vil kunne løses inden for de rammer, der var afsat i
henholdsvis 2014 og 2016. Det foreslås derfor, at disse broer indgår i de
kommende års prioriteringer. Det vurderes, at der ikke er vedligeholdelsesbehov
for bro 64.

Der er i perioden afsat følgende anlægsbudgetter til
brovedligeholdelsen:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| År | Anlægsbevilling | Rest korr. budget  den 17. november 2017 |
| 2013 | 4.083.000 kr. | -10.000 kr. |
| 2014 | 6.175.900 kr. | -57.560 kr. |
| 2015 | 523.000 kr. | 475.380 kr. |
| 2016 | 2.055.000 kr. | 847.903 kr. |

Når de igangsatte arbejder er udført, foreslås
anlægsbudgetterne for perioden 2013-2016 lukket, og det foreslås, at eventuelt
uforbrugte midler tilbageføres til de likvide aktiver. Det forventes, at det
drejer sig om et beløb på op til 300.000 kr.

**Økonomiske konsekvenser**

Julie Knudsen for 2013-2016 lukkes, og uforbrugte midler
tilbageføres til kassen.

**Bilag**

|  |  |
| --- | --- |
| BILAG 1 - Daniel Klausen vedrørende tidligere besluttede broarbejder i perioden 2013-2016 | 326-2017-315851 |