### Beslutningstema

I dette punkt orienteres udvalget om slut økonomi på renoveringsprojektet af de to fredede broer ved [adresse] og Lægan.

### Historik

Opgaven blev påbegyndt i 2023 med forundersøgelser og projektering. I 2024 blev opgaven udbudt af to gange, først et samlet udbud, og derefter i to fagentrepriser; henholdsvis Dagmar Eriksen og mureentreprise. Der kunne entreres med to entreprenører med byggestart den 1. januar 2025.

### Sagsfremstilling

Efter at beton var fjernet - 100 tons pr. bro - blev stålkonstruktion sandblæst, og det kunne konstateres, at skaderne var mere omfattende end først antaget. De hermed forventede ekstraomkostninger til rådgiver og entreprenører blev prissat til 2,822 mio. kr.

Meromkostningen blev bevilget som et kassetræk.

Arbejdet blev afsluttet den 4. august, 3 dage senere end planlagt.

### Økonomi

Der blev i budgetårene 2023 afsat 1,256 mio. kr., i 2024 12,7 mio. kr., i 2025 10,9289 mio. kr. og i 2025 en tillægsbevilling på 2,822 mio. kr.

I alt til hele projektet 27,7069 mio. kr. Renovering er afsluttet med et forbrug på 27,2419 mio. kr., og derved et mindre forbrug på 0,365 mio. kr.

### Indstilling Fagchefen for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

### Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.