### Beslutning

Kort orientering om trafikchikaner på hovedgaden i Svebølle.

### Sagsfremstilling

**Status vedrørende konkrete igangværende bro-, vej og byggemodningsprojekter**

* **Ny vej mellem [adresse] og [adresse]:**
  Vejen åbnes for færdsel den 1. august 2022.
* **Ny vej nord for Rendsborgparken:**
  Der gennemføres udbud i løbet af sommeren, og de fysiske arbejder forventes igangsat den 1. september 2022.
* **Jyderupvej:**
  Entreprenøren er i færd med at udskifte og kantforstærke rabatterne. Opgaven afsluttes i august 2022.
* **Sæbyvej:**
  Forundersøgelse er igangsat og projektet screenes i forhold til natur- og miljøforhold på strækningen.
* **Bro 85 – Betonstibro over [adresse]:**
  [adresse] er medtaget og i dårlig stand. Det undersøges, om broen kan udskiftes til en stålbro med farver, som matcher området. Opgaven forventes udbudt i september, de fysiske arbejder forventes påbegyndt i oktober afhængigt af de indhentede priser, og opgaven forventes afsluttet inden årets udgang.
* **Bro 84 - Træstibro over Sukkerkanalen:**Broen er umiddelbart færdig. Der mangler dog en dokumentation for dækplankernes bæreevne, og de skal derfor udskiftes. Dette forventes udført i sensommeren 2022.
* **[adresse]:**
  Der er indgået kontrakt i uge 26. Arbejdet igangsættes i uge 33 og forventes afsluttet i april 2023.
* **Krydset [adresse]:**
  Projektet er ved at blive detailprojekteret.
* **Møllebakken – renovering af amfiteater samt stier og lys omkring dette:**
  Amfiteatret er renoveret. Stierne omkring teatret er totalrenoveret. OB på asfalten samt belysning forventes afsluttet i oktober 2022, afhængig af leverance på lamper.
* **Hestehavebakken – etablering af bedre oversigtsforhold i kryds:**
  Afslutningen af projektet afventer, at Kim Kristensen sideflytter et større elkabel, så elboksen kan flyttes og nyt grusfortov færdigetableres.
* **Værslevstien:**
  Inddragelsesproces og samarbejde på tværs af kommunens fagområder igangsættes med en fælles intern workshop på [adresse] i september. Anlægsarbejdet forventes udført i 2023.

**Gisselørevej 3**

* Påbud om at fjerne fire ulovligt etablerede tagvinduer i sydvendt tagflade og at reetablere tagfladen i overensstemmelse med lokalplan 540 for Gisselørekvarteret.