14. Forbedring af [adresse] (Åben)
Tidl. politisk behandling TM-U, 07.01.21
Forventet sagsgang
TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag
SAGENS INDHOLD
Byrådet skal i denne sag tage stilling til frigivelse af anlægsbevilling til forbedring af 
tilgængeligheden for vandrere langs [adresse]. Anlægget indgår i Budget 2021-24 (A-215), hvor Byrådet 
har afsat et rådighedsbeløb på 2,8 mio. kr. til forbedring af stiforbindelsen langs [adresse] i [adresse] 
Kommune.
Teknik og Miljøudvalget har på møde 7. januar 2021 vedtaget følgende kommissorium for Teknik og Miljøs 
udmøntning af anlægsbevillingen: 
”Det udarbejdede oplæg til en plan skal indeholde en overordnet vurdering af hele strækningen i [adresse] 
Kommune samt angive hvilke strækninger, der er størst behov for at forbedre. Dette suppleres med 
beskrivelser af forskellige løsningsmuligheder for de forskellige delstrækninger og den hermed forbundne 
anlægs- og driftsøkonomi”.
Tiltag langs [adresse] i [adresse] skal ses i sammenhæng med det større projekt i 
Gudenåsamarbejdet om etablering af sti langs hele [adresse] fra udspringet i Vejle til [adresse]. De 
deltagende kommuner er Vejle, Hedensted, Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Viborg, [adresse] og 
Randers. Naturstyrelsen indgår også i projektet, der samlet set beløber sig til ca. 45 mio. kr. Det 
tværkommunale projektet vil afsøge muligheden for at opnå ekstern medfinansiering fra fonde på ca. 50 %. 
Ekstern medfinansiering vil forudsætte, at de deltagende kommuner selv tilvejebringer egenfinansiering. 
I det udarbejdede materiale er ikke medtaget en mulig broforbindelse ved Bamsebo Camping i Ulstrup. 
Ønskes der senere at etablere en bro, forventes udgiften til selve broen at udgøre ca. 5 mio. kr., mens en 
stiforbindelse på nordsiden af [adresse] ved en ny bro og ind til [adresse] nordside vil beløbe 
sig til ca. 1,2 mio. kr.
Der er arbejdet med en stiføring langs [adresse] i [adresse] opdelt i følgende etaper:
1. [adresse]
2. Kjællinghøl
3. Kit Office
4. Bamsebo-Hagenstrupparken
5. [adresse]
6. Sophie Ravn øst
7. Vellev Mose
8. Elna Jeppesen.
På flere af strækningerne kan der realiseres en billigere løsning ved at omlægge stien, så den ikke følger 
[adresse] bred tæt. For en detaljeret gennemgang af de enkelte etaper henvises til sagens bilag.   
VURDERING
Byråd
25-05-2021 19:00
Sagsnr. EMN-2020-35402
DokID: 2397295
Sagsbehandler Johnny Koch 
Der er stort behov for at lave tiltag på [adresse] og terrænet ved at udlægge grus og lave lange træbroer. 
Det skyldes, at stien, blandt andet grundet tilstedeværelsen af vandremuslinger i [adresse] og kraftige 
nedbørshændelser, ofte er oversvømmet og dermed ufarbar store dele af året. 
Det valgte ambitionsniveau for, hvor farbar stien skal være året rundt, definerer den kote, som en etableret 
stiføring skal placeres i. Teknik og Miljø har vurderet de økonomiske konsekvenser af, hvorvidt stien ønskes 
farbar året rundt undtagen henholdsvis 2, 4 og 8 uger om året. Teknik og Miljø anbefaler, at der bør laves 
tiltag på [adresse], som sikrer, at den er farbar mindst 11 måneder om året, og derfor må forventes at være 
ufarbar grundet vandstigninger i gennemsnitlig 4 uger om året.
For visse delstrækninger er det nødvendigt at se på alternativer til tiltag på [adresse] i form af omlægning 
af stien og etablering af nye vandrestier i tilknytning til [adresse]. Dels er det ikke nødvendigvis muligt at 
indgå frivillige aftaler med lodsejere om tiltag på [adresse], og dels kan der være strækninger, særligt ved 
Kristine Bech, hvor det vil kræve forholdsvis mange ressourcer at lave tiltag i umiddelbar nærhed af 
[adresse].
Det er Teknik og Miljøs vurdering, at det er mest hastende at få udbedret strækningerne 1-5, da det er disse 
strækninger, der er populære at vandre på lige nu. 
ØKONOMI
I beregningsforudsætningerne for etablering af stiforbindelserne indgår standardpriser for de forskellige 
løsninger, som er fremkommet på baggrund af tidligere tilbud og projekter på [adresse] i [adresse] 
Kommune. Priserne er inkl. etablering af arbejdsplads, materialer og arbejdsløn. For en specificering af de 
forskellige priser henvises til sagens bilag.
Der afsættes 40.000 kr. årligt til vedligehold af stien. Der indgår ikke udgifter til slåning af [adresse], da der 
allerede er afsat budget til denne opgave. 
Uanset valg af stiforløb forudsættes der anvendt konsulentudgifter på samlet 850.000 kr. til forundersøgelse 
for at klarlægge især lodsejernes tilslutning og evt. bemærkninger, ønsker og krav før projektstart, herunder 
mulighederne for alternative stiforløb og omlægning af Trækstien på visse dele af strækningen. 
Teknik og Miljø har vurderet de samlede omkostninger ved projektet for de forskellige delstrækninger (for 
en udspecificering af de enkelte etaper henvises til sagens bilag):
Tabel 1:
Etape
Trækstien
Alternativt forløb
1. [adresse]
289.000 kr.
289.000 kr.
2. Kjællinghøl
773.000 kr.
224.000 kr.
3. Kit Office
610.000 kr.
326.000 kr.
4. Bamsebo-Hagenstrupparken
1.396.000 kr.
581.000 kr.
5. [adresse]
0 kr.
0 kr.
6. Dannebrogs-pladsen-Ulstrup øst
840.000 kr.
426.000 kr.
7. Vellev Mose
6.925.000 kr.
2.305.000 kr.
8. Elna Jeppesen
3.389.000 kr.
1.329.000 kr.
I ALT
14.222.000 kr.
5.480.000 kr.
Samlet udgift inkl. Omkostninger til 
forundersøgelser m.v.
15.072.000 kr. 
6.330.000 kr.
For etape 1 – [adresse] er der ikke peget på et alternativt stiforløb, hvorfor beløbet er ens i begge kolonner. 
I forhold til etape 5 – [adresse] er stien allerede etableret.
Ønskes der etableret en stiforbindelse langs [adresse] ved [adresse], der er farbar året rundt undtagen 4 
uger, vil den samlede omkostning beløbe sig til 15,1 mio. kr. 
Ønskes de billigere alternative stiforløb på hele strækningen, der er farbar året rundt undtagen 4 uger, 
beløber projektet sig til 6,3 mio. kr. 
Teknik og Miljø anbefaler på den baggrund, at den samlede anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. anvendes med 
udgangspunkt i det oprindelige ønske om at etablere sti på strækningen mellem Bjerringbro og Ulstrup ad 
Trækstien. Samtidig anbefales det også, at der igangsættes en dialog med lodsejerne for hele strækningen, 
da der fortsat ønskes etableret en sammenhængende sti langs hele [adresse]. 
Den samlede anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. forslås derfor frigivet til igangsætning af henholdsvis en af to 
følgende muligheder: 
Model 1
Igangsætning af forundersøgelser og lodsejerforhandlinger for 
alle etaper 
850.000 kr.
1. [adresse] via [adresse]
289.000 kr.
2. Kjællinghøl via [adresse]
773.000 kr.
3. Kit Office via [adresse]
610.000 kr.
I ALT
2.522.000 kr.
Ønskes området tættere på Ulstrup prioriteret, kan midlerne disponeres som følger:
Model 2
Igangsætning af forundersøgelser og lodsejerforhandlinger for 
alle etaper 
850.000 kr.
3. Kit Office via [adresse]
610.000 kr.
4. Bamsebo-Hagenstrupparken via [adresse]
1.396.000 kr.
I ALT
2.856.000 kr.
Den resterende del af trækstien vil kunne indgå i den kommende budgetproces for Budget 2022-2025 til 
videre drøftelse. Alt efter hvorvidt de resterende strækninger ønskes etableret via [adresse] eller via 
alternative ruter, vil den samlede anlægssum til en færdiggørelse af stien herefter beløbe sig til et sted 
mellem 4.572.000 kr. og 12.550.000 kr. Forvaltningen arbejder fortsat på at opnå ekstern medfinansiering.
INDDRAGELSE
Da stort set hele Trækstien er privatejet, vil alle tiltag og eventuelle omlægninger af stien kræve 
lodsejeraccept. Det fremgår også af fredningsbestemmelserne for [adresse], at alle anlægstiltag som 
forudsætning kræver lodsejernes godkendelse.
Favrskov Kommune har tidligere været i kontakt med enkelte lodsejere, men der er endnu ikke gennemført 
en egentlig dialog med de enkelte lodsejere om konkrete tiltag på [adresse] og eventuelle omlægninger af 
stien. En forundersøgelse vil kunne afdække lodsejernes indstilling til tiltag for at forbedre tilgængeligheden 
på [adresse] og eventuelle muligheder for at lave nye stier i området.
INDSTILLING
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:
1.
At der godkendes en anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 
budget 2021 til gennemførelse af igangsætning af lodsejerforhandlinger samt etaperne 1, 2 og 3, 
eller
2.
At der godkendes en anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 
budget 2021 til gennemførelse af igangsætning af lodsejerforhandlinger samt etaperne 3 og 4.
BESLUTNING
.
Teknik- og Miljøudvalget, 6. maj 2021:
Fraværende: Ingen
Ad 2. indstilles godkendt.
Økonomiudvalget, 18. maj 2021:
Fraværende: Ingen
Indstilles godkendt.
Byrådet, 25. maj 2021:
Fraværende: Oliver Kristiansen
Godkendt.
Bilag
1.
Øget-tilgængelighed-ved-Gudenåen (2417419)
