Evaluering af partneringskontrakt med [adresse] 
Sagsfremstilling 
8.      Evaluering af partneringskontrakt med Keld Thygesen  
                                                                                                                        Åbent 
Sagsnr.: 326-2011-95355       J.nr.: 05.01.08            Mark Kjeldsen.: 326-2014-73949 
  
[adresse] 
I 2010 indgik Kalundborg Kommune en kontrakt om asfaltpartnering med Pankas A/S. Kontrakten løber over 4 år og 
ophører ved udgangen af 2014. Kontrakten er primært rettet mod veje i byområder.  
  
Den 8. april 2013 fik Teknik og Miljøudvalget en orientering om status for kontrakterne med Pankas A/S om 
vejvedligeholdelse. I forbindelse med yderligere orientering om status for kontrakterne den 2. december 2013, 
ønskede Teknik og Miljøudvalget, en evaluering af kontrakterne mht. økonomi, kvalitet og samarbejdet med Keld Thygesen 
A/S. 
  
Denne sagsfremstilling omhandler partneringsaftalen. I bilag 1 er notat med evalueringen. Af bilag 2 fremgår oversigt 
over de årlige mængder i perioden 2011-2013. 
  
Fra notatet skal kort fremhæves følgende: 
· Med de kommende arbejder i 2014 må det forventes, at der bliver udført flere strækninger og flere m2 end 
oprindeligt forudsagt i udbuddet og indenfor den samme økonomiske ramme. 
· Tilstandsregistreringerne foretages hvert sjette år i de første 9 år af mangel afhjælpningsperioden(garantiperioden) 
og herefter hvert år i de sidste år af mangel afhjælpningsperioden. Mangel afhjælpningsperioden er typisk 12 år. Der 
har således ikke været udført tilstandregistreringer på de strækninger, der er udført under partneringskontrakten. 
· Samarbejdet har forløbet rimeligt, men der er fortsat fokus på at forbedre samarbejdet, bl.a ved aftalt workshop i 
maj 2014.  
  
Der er ingen option på forlængelse af partneringsaftalen, men Teknik og Miljø er i øjeblikket ved at undersøge 
mulighederne for forlængelse af den nuværende aftale med Pankas A/S i en periode for 1-2 år. Der vil senere blive 
fremsat særskilt sag om dette. 
  
BEHANDLING 
Teknik- og Miljøudvalget. 
  
INDSTILLING 
Teknik- og Miljøchefen indstiller: 
· At evalueringen tages til efterretning. 
  
ØKONOMISKE KONSEKVENSER 
Evalueringen af kontrakten har ingen økonomiske konsekvenser. 
  
  
Bilag 
  
  
  
  
Bilag 1 - Notat om evaluering af partneringskontrakt med [adresse] 
326-2014-73872 
Bilag 2 - Oversigt over asfaltarbejder i partneringskontrakten i 
perioden 2011-2013 
326-2014-101673 
  
Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. april 2014: 
Udvalget vedtog at tage evalueringen til efterretning. 
  
