### | | | | --- | --- | | | | | --- | | **Teknik- og Miljøudvalget** 5. september 2019 Sagsnr. 710-2019-606 Dok.nr. 710-2019-160715 Mikael Vestergaard | | 56.                 Anlægsbevilling til udskiftning af bro - Skovvej - Hadsten - Åbent

###

|  |  |
| --- | --- |
| Tidl. politisk behandling | 27.11.18 (pkt. 185) |
| Forventet sagsgang | TMU, ØK, BY |
| Lovgrundlag |  |

###

**SAGENS INDHOLD**

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en
anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. til udskiftning af den eksisterende bro, der
fører Skovvej over [adresse] i Hadsten.

Byrådet godkendte på mødet 27. november 2018 en
anlægsbevilling på 1 mio. kr. til projektering og undersøgelser forud for
forlængelsen af [adresse], der skal skabe vejforbindelse fra [adresse] til
[adresse] via [adresse], samt udskiftning af broen, der fører Skovvej
over [adresse].

Der er i budget 2018-21 og budget 2019-22 afsat i alt 7,0
mio. kr. til etablering af en omfartsvej eller andre trafikale løsninger i
Hadsten. Der er endvidere fremsat forslag i budget 2020-23 om yderligere
finansiering på 10,5 mio. kr. i 2020 og 6 mio. kr. i 2021. Det samlede beløb
til en omfartsvej og etablering af en ny bro over [adresse] udgør således 23,5
mio. kr.

**VURDERING**

Udskiftningen af broen over [adresse] skal bidrage til at
forbedre trafikafviklingen i Hadsten.   Sammen med Vestre Ringvejs forlængelse
forventes den nye bro med øget frihøjde at reducere andelen af tung trafik på
[adresse] ved [adresse].

Teknik og Kultur vurderer således, at en ny bro med øget
frihøjde under broen vil forbedre passage for lastbiler. Den nye bro skal
dimensioneres til alle lovlige køretøjer, samt at frihøjden over [adresse]
bliver 4,5 meter. Dette vil gavne den generelle trafikafvikling på [adresse]. Derfor
er der behov for en udskiftning af den eksisterende bro med en ny bro til
biler, cykler og gående. Det bemærkes, at en trafiktælling viser, at Skovvej på
strækningen over den nuværende bro er befærdet som en almindelig villavej.

Teknik og Kultur vurderer, at en præfabrikeret betonbro vil
være den bedste bro-løsning ud fra hensyn til økonomi og gener i
anlægsperioden. En præfabrikeret betonbro reducerer de trafikale gener i
anlægsperioden i videst muligt omfang, idet løsningen minimerer tidsrummene,
hvor [adresse] og Skovvej skal være spærret. Desuden vil udgifterne være
mindre sammenlignet med alternative broløsninger som f.eks. en limtræsbro eller
en kompositbro i stål og beton.

[adresse] forventes at skulle være spærret i to til tre
uger fordelt over flere perioder. Skovvej forventes spærret i ca. tre måneder.
I den periode kan beboere og andre med ærinde på Skovvej benytte adgangen fra
Selma Kjær.

Tabellen herunder viser det forventede tidsforbrug til de
enkelte aktiviteter i forbindelse med fjernelse af den eksisterende bro og
etablering af en ny præfabrikeret bro.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivitet** | **Tid** | **Spærring af [adresse]** | **Spærring af [adresse] eksisterende bro | 1-2 dage | X | X |
| Etablering af fundamenter og søjler | 8 uger |  | X |
| Løfte elementer på plads | 1-2 dage | X | X |
| Sammenstøbning af elementer | 2 uger | X | X |
| Fugtisolering | 2 uger |  | X |
| Brolægning | 2 uger |  | X |
| Brobelægning (asfalt) | 2 uger |  | X |
| Brorækværk, skråninger, finisharbejder | 2 uger |  | X |

For at forbedre trafikafviklingen i krydset [adresse]
foreslås en lukning af Skovvej ovenfor den eksisterende parkeringsplads.
Trafikanter oplever ofte, at det er svært at komme fra [adresse] ud på
[adresse], hvilket kan skabe trafikfarlige situationer ved krydset. På den
baggrund foreslås lukningen for biler, mens der ikke lukkes for gående og
cyklende. Lukningen sker, når broen er færdig.

**ØKONOMI**

Der er udarbejdet et anlægsoverslag, som viser, at anlæg af
ny bro vil koste anslået 5,5 mio. kr. Anlægsoverslaget er udarbejdet ud fra
lignende projekter og indeholder udgifter til projektering, tilsyn, belysning
og uforudsete udgifter. Beløbet kan finansieres af rådighedsbeløbene afsat til [adresse]
i Hadsten i Budget 2018-21 (A-209) og Budget 2019-22 (A-211).

Den samlede økonomi, inkl. forundersøgelser, til de
foreslåede trafikløsninger i Hadsten er estimeret til 18,5 mio. kr. Der er
givet anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til forundersøgelserne. Vestre Ringvejs
forlængelse er estimeret til en anlægssum på 12,0 mio. kr. En udskiftning af
broen er estimeret til 5,5 mio. kr., som kan finansieres af det afsatte
rådighedsbeløb i 2019 på 6 mio.kr.

Der gøres opmærksom på, at der er tale om skønnede
anlægsbeløb for to store komplekse anlægsprojekter, hvor der i forbindelse med
udbud af opgaverne og efterfølgende realisering kan vise sig at være afvigelser
på grund af forhold, der ikke kan tages højde for på nuværende tidspunkt.

**INDDRAGELSE**

Der har været afholdt et dialogmøde 5. marts 2019 for
beboerne på Skovvej med deltagelse af 12 beboere fra [adresse] samt en
repræsentant fra skolebestyrelsen på [adresse].

**INDSTILLING**

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1.
At godkende en anlægsbevilling på 5,5
mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til [adresse] i
Hadsten i Budget 2019-22 (A-221).

2.
At godkende at adgangen fra [adresse] til
Selma Kjær lukkes for billister efter åbning af den nye bro.

**BESLUTNING**