Forlængelse af Parallelvej, Omfartsvej i [adresse] 
Sagsfremstilling 
7.      Forlængelse af Parallelvej, Omfartsvej i [adresse]  
                                                                                                                        Åbent 
Sagsnr.: 326-2011-8572        J.nr.: 13.06.04            Dokumentnr.: 326-2014-140162 
  
[adresse] 
På investeringsoversigten for 2011 og 2012 var der afsat i alt 7.111.000 kr. (prisfremskrevet) til anlæggelse af ny 
omfartsvej ved [adresse]. 
  
Den 23. februar 2011 besluttede Kommunalbestyrelsen at frigive 400.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb til 
rådgivning og de indledende arbejder med museumsundersøgelser og landinspektør. Der resterede herefter 
6.711.000 kr. af det afsatte beløb. 
  
Den 27. juni 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen endelig ekspropriation. Udgiften hertil skønnes på daværende 
tidspunkt til 1.070.000 kr. Der blev ikke givet bevilling i denne sag.  
  
Den 28. november 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen at frigive Ruben Schultz kr. finansieret af det afsatte 
rådighedsbeløb til omfartsvej ved [adresse], og at igangsætte projektet. Det blev samtidig oplyst, at der var den 
verserende sag om ekspropriation, og at der i anlægsbudgettet kun ville kunne findes 100.000 kr. hertil. Samtidig 
blev det besluttet, at der skulle forelægges en særskilt sag om ekspropriation, når ekspropriationssagen blev 
afsluttet.  
  
Der resterede herefter 100.000 kr. af det oprindeligt afsatte beløb, som endnu ikke blev frigivet. Dette beløb blev 
gemt til ekspropriationssagen. 
  
Taksationskommissionens afgørelse af 11. december 2012 indebar, at Kalundborg Kommune i anledning af 
ekspropriationen til omfartsvejen ved [adresse], skulle betale en erstatning på 1.095.315 kr. til ejeren af matr.nr. [adresse], [adresse].  
  
Den 18. juni 2013 blev der afholdt begrænset licitation, hvor der indkom tilbud fra fem indbudte entreprenører. Det 
vindende bud indebar en tilbudssum, som inklusive anslåede ekstraarbejder på 15% giver samlede 
entreprenørudgifter på [adresse] kr. 
  
Med de yderligere omkostninger, der er knyttet til sagen, vil de samlede udgifter udgøre 6.6 mio. kr., hvilket vil 
betyde en mindreudgift på 0.5 mio. kr. i forhold til de afsatte 7.1 mio. kr. Dette er nærmere specificeret i tabellen 
nedenfor. 
  
Under anlægsfasen er der imidlertid konstateret blødbundsaflejring, der forventes at medføre en meromkostning i 
projektet på 1.150.000 kr. Udgifterne til blødbundsaflejringen indebærer således merudgifter på 0.7 mio. kr. i forhold 
til de afsatte 7.1. mio. kr.  
Når omkostningerne forårsaget af blødbundsaflejringen er opgjort og når der samtidig er skabt overblik over hvorvidt 
noget vil kunne afholdes indenfor det beløb, der er afsat til uforudsete omkostninger, vil der blive fremsat sag om 
tillægsbevilling til anlægsbevilling. Det forventes at blive til kommunalbestyrelsens møde i august 2014.  
  
Der er i sagen fremsat ønske om, at der i forbindelse med anlægget af omfartsvejen etableres en adgangsvej til 
Rieber og Søn. Adgangsvejen er godkendt i Teknik- og Miljøudvalget den 21. maj 2011 sammen med projektet for 
ny [adresse]. Kommunalbestyrelsen vedtog den 18. september 2013 blandt andet at der skal udarbejdes et
projektforslag til en adgangsvej til Rieber & Søn til drøftelse og beslutning i kommunalbestyrelsen og at anvendelsen 
af det endnu ikke frigivne rådighedsbeløb på 100.000 kr. til ekspropriationen skal afvente stillingtagen til en eventuel 
adgangsvej til Rieber & Søn. 
  
  
  
  
BEHANDLING 
Direktionen, Teknik- og Miljøudvalget. 
  
INDSTILLING 
Teknik- og miljøchefen indstiller 
At orienteringen tages til efterretning  
At der fremsættes en sag om tillægsbevilling til anlægsbevilling til kommunalbestyrelsens møde i august og  
At en eventuel adgangsvej til Rieber og Søn medtages som anlægsforslag ved budget 2015. 
  
ØKONOMISKE KONSEKVENSER 
Der er givet en anlægsbevilling på 7.011.000 kr. 
Direktionens møde den 27. maj 2014: 
Direktionen vedtog at anbefale teknik- og miljøchefens indstilling. 
  
  
  
Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. juni 2014: 
Udvalget vedtog at godkende teknik- og miljøchefens indstilling. 
Pris i kr. 
  
Bevilling til rådgivning 
400.000 
Bevilling til projektet 
Ruben Schultz 
Uforbrugt rådighedsbeløb 
100.000 
Finansiering i alt 
7.111.000 
  
  
Omkostninger til Omfartsvejen 
  
Entreprenørudgifter 
4.313.000 
Erstatning i forbindelse med ekspropriation 
1.095.315 
Rådgivning mv. 
550.000 
[adresse], intern administration og tilsyn 
320.000 
Uforudsete omkostninger 
310.000 
Omkostninger i alt 
6.588.315 
  
  
Mindreudgift 
522.685 
  
  
Skønnede omkostninger pga blødbundsaflejring 
1.150.000 
  
  
Skønnede omkostninger til adgangsvej til Rieber og Søn 
1.050.000 
