### Resumé

Tommy Schultz blev opstartet i 2024 og omhandler udretning af sving i [adresse], etablering af sandgang og oprensning af hele Omløbsåen. Projektet skal nu i gang med del 2, som omhandler oprensning af Omløbsåen, og projektet er dermed i sin afsluttende fase.

Der søges om forhøjelse af anlægsbevilling på 1 mio. kr. til Helhedsprojektet Omløbsåen finansieret af [adresse].

### Sagsfremstilling

Tommy Schultz omhandler udretning af sving i [adresse], etablering af sandgang og oprensning af hele Omløbsåen. Projektet skal medføre, at der under høj afstrømning fra [adresse] kan føres mere vand gennem Vejle by og ud til [adresse]/[adresse]. Det er det samlede projekt, som medfører en effekt på vandgennemstrømning, da minimering af tilsanding af åløb er en væsentlig samtidig med at vandgennemstrømningen øges.

Projektet er i gang med sin afsluttende fase, som omhandler oprensning af Maya Andersen. Først i august 2025 starter entreprenør med at oprense Omløbsåen såvel nord som syd for [adresse]. Den del af Omløbsåen, som ligger i [adresse], blev oprenset i forbindelse med første del af projektet.

Projektet har en samlet anlægsbevilling på 8,8 mio. kr.

Den første del af projektet har haft en samlet anlægssum på 6,7 mio. kr. Der har været flere ekstraudgifter, som ikke kunne forudses ved projektets start. Der kan nævnes særligt tre fordyrende elementer, 1) opgradering af spuns til sandfang pga. jordbundsforhold, 2) afslutning af jernramme på spuns til rekreativt siddeelement og 3) fornyelse af belægning med chaussesten foran [adresse].

Oprensning af den resterende strækning har afventet afholdelse af DGI Landsstævne. Projektet skal udføres i august og september måned inden der kan forventes stor afstrømning fra [adresse] Å. Projektet kan kun udføres ved at lukke af for vandtilførsel til Omløbsåen, dog med mulighed for at Omløbsåen åbnes i tilfælde af større regn hændelse. Omløbsåen ligger mellem bebyggelse og mindre stiforløb, hvilket besværliggør og fordyrer oprensningen væsentligt. Ligeledes er det snævre tidsrum for opgavens udførsel et fordyrende element.

**Økonomi**

Projektet er blevet dyrere end forventet på grund af uforudsete anlægsomkostninger samt en stram tidsplan. Den resterende økonomi er ikke nok til at gennemføre projektet, hvorfor der ansøges om en forhøjelse af anlægsbevilling på 1 mio. kr. fra [adresse] til færdiggørelse af projektets sidste del. Derudover vil forvaltningen supplerer med ubrugte anlægs- og driftsmidler fra diverse puljer.

**Drift af projektet**

Forvaltningen har anslået, at der skal bruges 400.000 kr. pr. år til fjernelse af sand fra sandfang. Midler er ansøgt i budget 2026. Efter projektet er gennemført, skal vi lære vandløbet at kende på ny, hvorfor det ikke er muligt at sige, hvor hurtigt sand aflejres i åløbet og hvor det lægger sig. Det formodes, at sand vil lægge sig på den sydlige strækning. For at opretholde effekten, skal der også ske en fjernelse af dette sand, forventeligt med års mellemrum. Det etablerede sandfang forventes at opsamle en stor del af det sand, som føres med vandet.

### Økonomi

![](data:image/jpeg;base64...)

Figur 1 Ny/ændring af anlægsbevilling

![](data:image/jpeg;base64...)

Figur 2 Tillægsbevilling til rådighedsbeløb

**Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser**Sagen medfører, at der gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2025 til oprensning af Omløbsåen. Udgiften finansieres af Klima-, Natur- og Miljøudvalgets klimapulje, hvor der er et restbudget på 5 mio. kr. i 2025.

**Høring**
Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

### Klima og resiliensvurdering

Projektet er et væsentligt element i [adresse] indsats for at sikre kritisk infrastruktur i [adresse] ved større regn hændelser, og følger derfor kommunens Klimatilpasningsplan og Freja Jensen.

### Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

### Historik

#### Teknik- og Miljødirektøren indstiller , den 12. august 2025, punkt 121:

**at** de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jf. bevillingsskema under afsnittet økonomi.

#### Beslutning fra Klima-, Natur- og Miljøudvalget, den 12. august 2025, punkt 121:

Godkendt.

#### Beslutning fra Økonomiudvalget, den 18. august 2025, punkt 207:

Anbefales.

### Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Steven Christiansen, i stedet mødte Bøje Bertelsen.

Fraværende: Birte Larsen.