### Beslutning

Godkendt.

### Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

I budgetaftalen for 2023 er der afsat 20 mio.
kr. til at etablere et nyt springcenter i samspil med Kultur- og Ida Toft
Høng. Projektet skal udarbejdes sammen med Høng Gymnastikforening. Herunder
orienteres om status på projektet.

## Indstillinger

Direktøren
indstiller at orienteringen tages til efterretning.

## Behandling

Kultur- og Fritidsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget.

## Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2023 er der afsat 10 mio. kr. i 2024 og 10. mio. kr. i
budget 2025 til at etablere et nyt springcenter i samspil med Kultur- og
Kirsten Laursen. Projektet skal udarbejdes sammen med Høng
Gymnastikforening.

Herunder orienteres om status på projektet, ud fra den overordnede proces-
og tidsplan vedhæftet som bilag:

* Den 16. april 2024 blev der afholdt en studietur med
  kommende brugere, hvor erfaringer og inspiration blev indhentet fra
  lignende faciliteter.
* Der er afholdt brugergruppemøder den 19. august 2024 og
  den 11. september 2024, hvor der blev fokuseret på ønsker til indhold, placering af
  funktioner og sammenhængskraft.
* På baggrund af disse møder placeres springcenteret
  mellem Ny Høng Skole og den eksisterende Kultur- og Kirsten Laursen.

Der arbejdes ud fra, at den nuværende anlægsbevilling alene prioriteres til
udvikling af springfaciliteten. Placeringen af springcenteret skaber
mulighed for, at man på sigt kan arbejde med færdiggørelse af loopet, samt de
øvrige grønne arealer mellem skolen og det nye springcenter. Dette vil sikre
sammenhæng til de øvrige faciliteter i området.

Derudover kan der igangsættes et arbejde med at søge fonde til færdiggørelse
af projektet, vedrørende loopet.

Projektet er nu i gang med afslutning af fase 1, og udarbejdelse af
dispositionsforslag. Det forventes, at fase 2
igangsættes primo november.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen
økonomiske konsekvenser.

### Sagens forløb

10/10/2024 Kultur- og Fritidsudvalget
Taget til efterretning.

Afbud: Lotte Steffensen