### 7.      Frigivelse af rådighedsbeløb til Kultur- og Joan Rasmussen**Åbent**

Sagsnr.: 326-2016-37916       J.nr.: 04.04.00           Dokumentnr.:
326-2017-332728

**Sagstype**

Beslutning

**Resume og sagens baggrund**

Kommunalbestyrelsen har i budget 2017 afsat et
rådighedsbeløb til opførelse af Kultur- og Nicolaj Nissen på 14,49 mio.
kr.

Administrationen anmoder om frigivelse af rådighedsbeløb fra
Kalundborg Kommune og Lokale og Anlægsfonden på samlet 10,1 mio. kr. til dækning
af rådgiverhonorarer, interne timer, landmåler, geoteknik, byggeomkostninger
til bygningsbasis på multisal, kultur- og rytmiksal samt indvendig mellemzone.
Derudover dækker midlerne afløbsinstallationer i jord på ovennævnte bygninger.

**Indstillinger**

Direktøren indstiller, at der frigives en anlægsbevilling på
i alt netto 7,6 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet på 14,49 mio.kr. på
budget 2017.

**Behandling**

Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse

**Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetaftalen for
budget 2015-2018 afsat 35,6 mio.kr. (2018-priser) til opførelse af en B-hal i
Høng samt foreningslokaler (Kultur- og Nicolaj Nissen).

I foråret 2017 godkendte Kommunalbestyrelsen
dispositionsforslaget, og der er siden hen udarbejdet forprojekt og
projektforslag, som er godkendt af den politiske styregruppe.

Primo 2018 pågår prækvalifikation, og det forventes at
projektets sendes i udbud i 1. halvdel af 2018. I 2. halvår 2018 forventes
byggearbejdet opstartet.

I forbindelse hermed skal der bruges ca. 5,2 mio. kr. på
byggeomkostninger til bygningsbasis på multisal, kultur- og rytmiksal samt
indvendig mellemzone. Der skal bruges ca. 4,9 mio. kr. på rådgiverhonorarer,
interne timer, udbud, prækvalifikation, landmåler, geoteknik m.m.

Lokale og Anlægsfonden anmodes om udbetaling af 1. rate på
2,5 mio. kr. og Kommunalbestyrelsen anmodes om frigivelse af 7,6 mio. kr.

**Økonomiske konsekvenser**

Der er et restrådighedsbeløb på 14,49 mio.kr. i 2017 til
opførelse af Kultur- og Nicolaj Nissen. Økonomichefen bemærker, at
restrådighedsbeløbet i 2017 herefter udgør 6,89 mio. kr. som forventes overført
til 2018.

Der er i alt afsat netto 35,6 mio. kr. til opførelse af
Kultur- og Nicolaj Nissen. Der er modtaget tilsagn om tilskud fra Lokale
og Anlægsfonden på i alt 10,0 mio.kr. således at projektets bruttoudgifter i
alt udgør 45,6 mio. kr.

**Økonomiudvalgets møde den 13.
december 2017:**

Anbefales.