Orientering om status vedrørende brolægning af [adresse] 
Sagsfremstilling 
7.      Orientering om status vedrørende brolægning af [adresse].: 326-2013-30284       J.nr.: 05.01.02            Preben Kristensen.: 326-2014-240827 
  
[adresse] 
Det har igennem en årrække været et ønske at genskabe vejbelægningen i [adresse] i sin oprindelige udformning. 
[adresse] betragtes i sin helhed som et af de fineste kulturmiljøelementer i Kalundborg Kommune, og denne status vil 
kunne understreges med en ensartet og sammenhængende brolægning i området. 
  
Dette viste sig muligt i forbindelse med, at Kalundborg Forsyning A/S i forsommeren 2013 udførte rørlægning i 
[adresse]. I tilknytning til rørlægningsprojektet blev der stillet krav om, at Kalundborg Forsyning A/S efter gravearbejdet 
skulle reetablere den oprindelige belægning på stedet med brosten og piksten i [adresse] og brosten og piksten i 
en mindre del af [adresse]. 
Herudover indgik Kommunalbestyrelsen i et samarbejde med Kalundborg Forsyning A/S og Højbyfonden om en ny 
belægning i den resterende del af [adresse].  
  
På sit møde den 26. juni 2013 besluttede Kommunalbestyrelsen at afsætte et anlægsbeløb til ny brolægning i 
[adresse], idet det blev vurderet, at projektet ville kunne holdes inden for 3 mio. kr. Kommunalbestyrelsen havde på 
Budget 2013 afsat et rådighedsbeløb på 2.071.000 kr. til koordinerende og supplerende arbejder i forbindelse med 
arbejder udført af ledningsejere. Disse blev taget i anvendelse til delvis finansiering af brolægningsprojektet i 
[adresse]. 
  
I forbindelse med projektet har der været afholdt tre borgermøder med forskellige interessenter i [adresse], og der har 
været en god opbakning og dialog omkring projektet. 
  
I det oprindelige projekt var det foreslået, at medtage pladsen foran [adresse]. Menighedsrådet ønskede 
imidlertid ikke, at pladsen blev brolagt, og derfor er pladsen ved [adresse], som ejes af Kalundborg 
Kommune, medtaget i projektet i stedet for. Pladsen skaber en helhed mellem [adresse] og museet. 
  
De fysiske arbejder blev igangsat den 11. september 2014, og arbejderne forventes at blive afsluttet i december 
2014. 
  
Det er Malmos A/S, der er entreprenør på projektet, og landskabsarkitekterne Binzer Landskab ApS. og Ane Svendsen 
Helle Lind, der er rådgiver og fører tilsyn med arbejdet. 
  
Museum [adresse] vil overvåge projektet under udførelsen af de fysiske arbejder.  
  
Der er udarbejdet følgende budget for projektet: 
  
Koordinerende ledningsarbejder 2013                                2.071.000,00 
Bidrag fra [adresse]                                            206.014,00 
Bidrag fra [adresse]                                350.000,00 
I alt                                2.626.014,00 
  
De forventede udgifter er: 
  
Tilbud på brolægning med videre                                                          2.300.014,00 
Rådgiverhonorar                                                                          231.000,00 
Landinspektør                                                                     18.000,00 
Arkæolog                                                                 177.000,00 
Uforudsete udgifter                                                                                         300.000,00 
I alt                                                                   3.026.014,00 
  
Den mulige budgetoverskridelse på cirka 400.000 kr. vil blive finansieret af budgettet til koordinerende 
ledningsarbejder for 2014. Budgetoverskridelsen vil afhænge af omfanget af uforudsete udgifter. 
  
BEHANDLING 
Teknik- og Miljøudvalget. 
  
INDSTILLING 
Chefen for Vej, Ejendom og Affald indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 
  
ØKONOMISKE KONSEKVENSER 
  
  
  
  
Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. oktober 2014: 
Udvalget vedtog at tage orienteringen til efterretning. 
