Røsnæs Rundt - frigivelse af del af rådighedsbeløb 
Sagsfremstilling 
42.    Røsnæs Rundt - frigivelse af del af rådighedsbeløb  
                                                                                                                        Åbent 
Sagsnr.: 326-2013-25915       J.nr.: 20.00.00            Clavs Lassen.: [adresse] 
  
[adresse] 
Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelse af budget 2014 afsat et rådighedsbeløb på 3.000.000 kr. til 
Røsnæs Rundt. Røsnæs Rundt indeholder kort fortalt 13 landmarks, herunder et naturrum på Lecagrunden og et 
aktivitetshus på havnen, alle forbundet af stier rundt om Grete Lund. Projektet er initieret af [adresse] 
og Beboerforening. Projektets samlede budget er på 14.780.000 kr. P.t. er der givet endeligt tilsagn om i alt 
9.650.000 kr., heraf 3 mio. kr. fra Kalundborg Kommune. Den resterende finansiering ansøges hos Friluftsrådet og 
private fonde, på baggrund af en positiv dialog med fondene. 
  
Vejen til at rejse finansiering hos to øvrige fonde har vist sig at være længere end først antaget, da en forudsætning 
for ansøgning fra én af fondene blandt andet var forhåndstilsagn på myndighedstilladelser, og da en anden fond 
ønsker en mere udbygget formidlingsdel end den beskrevne. Det betyder at ansøgningerne til disse fonde først 
kommer med i en ny behandlingsrunde i juni 2014, og da [adresse] og Naturrummet bør projekteres og være 
klar til udbud senest i juli 2014, for at kunne gøre brug af de bevilgede LAG- og FLAGmidler, er det en nødvendighed 
at få gjort disse to klar til udbud. 
Arkitekterne har beregnet, at det vil koste 480.000 kr., at gøre [adresse] og Naturrummet klar til udbud.  
  
Derfor anmoder Røsnæs Udvikling og Beboerforening om frigivelse af 480.000 kr. af det kommunale 
rådighedsbeløb på 3.000.000 kr. 
  
Da flere af fondstilsagnene er givet under forudsætning af, at det samlede projekt gennemføres, kan Aktivitetshus og 
Naturrum ikke sendes i udbud før hele den resterende finansiering er tilvejebragt. 
  
BEHANDLING 
Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse 
  
INDSTILLING 
Kulturchefen indstiller, at der frigives yderligere 480.000 kr. af det samlede rådighedsbeløb. 
  
ØKONOMISKE KONSEKVENSER 
Der var i anlægsbudget 2014 afsat et rådighedsbeløb på 3.000.000 kr. I november 2013 skete en fremrykning af 
527.500 kr. til projektet. Økonomichefen oplyser, at restrådighedsbeløbet i 2014 herefter vil  udgøre 1.992.500 kr. 
Direktionens møde den 18. marts 2014: 
Direktionen vedtog at anbefale kulturchefens indstilling. 
Økonomiudvalgets møde den 26. marts 2014: 
Udvalget vedtog at anbefale Direktionens indstilling. 
  
Bilag 
  
  
  
  
  
Kommunalbestyrelsens møde den 26. marts 2014: 
Statusnotat projekt Røsnæs Rundt - marts 2014 
326-2014-76824 
Kommunalbestyrelsen vedtog at godkende Økonomiudvalgets indstilling. 
