### 14.    Orientering om status vedrørende anlæg af kystbeskyttelse på Sejerø

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-43485       J.nr.: 01.24.00           Dokumentnr.:
326-2020-254242

**Sagstype**

Orientering.

**Resume og sagens baggrund**

I forbindelse med budgetaftalen for 2018-2021 blev der afsat
i alt 4,5 mio. kr. til etablering af kystbeskyttelse på en række strækninger på
Sejerø. Projektet er blevet myndighedsgodkendt i foråret 2020 og har nu været i
udbud. De fysiske arbejder kan nu igangsættes, og der gives en orientering om
status vedrørende projektet.

**Indstillinger**

Chefen for Vej, Ejendom og Affald indstiller, at
orienteringen tages til efterretning.

**Behandling**

Ø-udvalget, Teknik- og Miljøudvalget.

**Sagsfremstilling**

Projektet har været i udbud hos to lokale og to
landsdækkende entreprenørfirmaer. Kriteriet for tildelingen af kontrakt var
laveste tilbudssum, og HedeDanmark er på den baggrund blevet antaget til
opgaven.

Administrationen har i samråd med rådgiveren på projektet
foretaget en tilpasning af projektet, da tilbudssummen var højere end det
afsatte anlægsbudget. Dette er resulteret i, at alle delstrækningerne på
Lucas Danielsen gennemføres, og at strækningerne på [adresse] er trukket ud af
projektet.

I budgettet er der afsat et beløb til uforudsete udgifter på
i alt 191.000 kr. Hvis disse ikke bliver anvendt undervejs, kan den ene af
delstrækningerne på [adresse] (st. 153-188) komme med i projektet.

Samlet vil de to strækninger på [adresse] (st. 153-188 og
st. 17-97) koste cirka 930.000 kr. (inklusiv en ny anstillingsudgift med
videre), hvis de skal udføres på et andet tidspunkt.

Kystbeskyttelsesprojektet er planlagt til at blive udført i
efteråret 2020.

Delstrækningerne for kystbeskyttelsesprojektet fremgår af
vedhæftede kortbilag 1 og 2.

**Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

**Bilag**

|  |  |
| --- | --- |
| Bilag 1 - Kystbeskyttelse Vestervej | 326-2020-256484 |
| Bilag 2 - Kystbeskyttelse Mastrupvej | 326-2020-256487 |