### Beslutning

Godkendt.

### Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

I investeringsoversigten for 2024-2027 er der afsat 31 mio. kr. til at
flytte [adresse] til [adresse], fordelt med 11 mio. kr. i 2024 og 20 mio.
kr. i 2025. Dertil er der afsat en tillægsbevilling på 6,6 mio. kr. til
projektet.

## Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen om projektets fremgang tages til
efterretning.

## Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Børn- og Familieudvalget.

## Sagsfremstilling

I investeringsoversigten for 2024-2027 er der afsat 31 mio. kr., inklusive
prisfremskrivning, til at flytte [adresse] til [adresse], med en søgt
tillægsbevilling på 6,6 mio. kr. Flytningen skal imødekomme [adresse] og
Rikke Vestergaard pladsbehov og omfatter ombygning, tilbygning og opgradering af
faciliteter.

Formålet med projektet er at sikre bedre faciliteter for arbejdet med elever
med særlige behov på [adresse] ved at flytte [adresse] til lokaler på
Finn Dam.

Et skitseforslag udarbejdet i samarbejde med arbejdsgrupperne fra begge
skoler er blevet godkendt af projektets styregruppe.

Projektet er sat i rådgiverudbud og forventes at indgå i en kontraktaftale i
december 2024.

[adresse]

[adresse] flyttes til en placering ved [adresse]. Det vil øge
etagearealet fra 1.400 kvadratmeter til 2.000 kvadratmeter, hvoraf 800
kvadratmeter vil være en tilbygning. Den tidligere lilleskole og sidebygningen
vil blive overtaget og ombygget, blandt andet med en udvidelse på 46
kvadratmeter til et industrikøkken.

Den tidligere lilleskole rummer i øjeblikket seks klasselokaler og et stort
forsamlingslokale centralt i bygningen. Ved ombygningen omdannes ét
klasselokale til administration og konferencefaciliteter. Derudover etableres
flere lokaler inden for det eksisterende forsamlingslokale for at udnytte
pladsen bedre.

Et skitseforslag til en tilbygning på cirka 700 kvadratmeter er blevet
udarbejdet. Tilbygningen omfatter to separate bygninger: Den ene skal rumme tre
klasselokaler, et konferencerum, en lærerarbejdsplads, et kompetencerum, et
PLC/PPR-kontor, toiletter, et faglokale og en forsamlingsplads/et indeområde. Den anden bygning bliver et selvstændigt
værksted med ét klasselokale. Derudover planlægges en sammenbygget sekundær
bygning på 30 kvadratmeter, der skal fungere som depot tilknyttet
værkstedsbygningen.

Finn Dam

Ombygningen af Hvidebækskolen sker i flere faser. Administrationsfløjen
omdannes til klasselokaler og SFO, aulaen til forsamlingsplads, og
gymnastiksalen til en toetagers bygning med lærerværelse og mødelokaler.

Derudover planlægges opførelsen af en multihal på cirka 130 kvadratmeter.

*Option:* Arbejdsgruppen har foreslået at etablere
omklædningsfaciliteter i tilknytning til multihallen. Et skitseforslag på cirka
100 kvadratmeter er udarbejdet, hvilket vil medføre en merudgift på cirka 2,5
mio. kr. Direktøren indstiller dog ikke, at der bevilges en tillægsbevilling på
dette beløb til omklædningsfaciliteterne.

Tidsplan

Den overordnede procesplan fremgår nedenfor. En mere konkret tidsplan er
vedlagt som bilag.

|  |  |
| --- | --- |
| Rådgiverudbud | November 2024 – December 204 |
| Detailprojektering af tilbygning og ombygning | Primo januar 2025 – Medio april 2025 |
| Entrepriseudbud af tilbygning og ombygning | Medio april 2025 – Medio maj 2025 |
| Eventuel politisk behandling | Ultimo maj |
| Byggefase tilbygning og ombygning | Primo juni 2025 – Ultimo juni 2026 |
| Udearealer | 2025-2026 |
| Indflytning Kathøjskolen | Skoleåret 2026/2027 |

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

### Sagens forløb

04/12/2024 Børn- og Familieudvalget
Godkendt.