Status på vådområdet [adresse] 
Sagsfremstilling 
102.     Status på vådområdet [adresse] - Åbent 
  
  
SAGENS INDHOLD 
Vådområdet [adresse] er færdigetableret og beliggende mellem [adresse] og [adresse] nordvest for Hadsten. 
Projektet er udført som en del af statens vandmiljøindsats til forbedring af vandkvaliteten i [adresse]. Området 
var tidligere drænet, delvis opdyrket og ejet af fem forskellige lodsejere. I forbindelse med etableringen fik 
kommunen tinglyst ret til, at borgerne i kommunen kan benytte arealets rekreative elementer. 
  
[adresse] har opgjort økonomien i forbindelse med etableringen af det 21 hektar store vådområde. Staten 
har finansieret forundersøgelse, projektering og anlæggelsen, mens [adresse] har finansieret de 
rekreative elementer og mindre uforudsete udgifter, der ikke var indeholdt i projektet eller ikke var dækket af statens 
tilskudstilsagn. 
  
De rekreative elementer består af en trampesti, der går fra parkeringspladsen ved [adresse] og langs den nordlige 
del af projektområdet til et fugletårn. Midtvejs ved den lidt dybere sø, er der opsat to borde- og bænkesæt. Teknik og 
Kultur har ansøgt og modtaget eksterne midler fra ”15. Juni Fonden” til opsætning af fugletårn på arealet. 
  
[adresse] har købt 326 m2 af vådområdet ved [adresse], hvor der er blevet etableret en parkeringsplads. 
Der er også adgang til området og fugletårnet ved [adresse], hvor der er tinglyst ret til at benytte to holdepladser. 
  
Vissing Enge blev indviet i oktober 2013. NaturErhvervstyrelsen har opkøbt arealerne til vådområdet, og efter 
projektets gennemførelse er vådområdet blevet solgt til privat lodsejer. 
  
Teknik og Kultur har efterfølgende opsat parkeringsskilte og planlagt senere opsætning af informationstavler. Teknik 
og Kultur afventer udbetaling fra NaturErhvervstyrelsen for udlagte udgifter samt egen projekttid, der ligeledes 
finansieres af staten på baggrund af et på forhånd estimeret tidsforbrug. 
  
 
Teknik- og 
Miljøudvalget 
9. oktober 2014 
Sagsnr. 710-2013-
38772 
Dok.nr. 710-2014-
193240 
Sagsbehandler 
DPEVCH 
  
Tidl. politisk behandling 
  
Forventet sagsgang 
TM-U 
Lovgrundlag 
Lov om vandplanlægning samt 
bekendtgørelserne om tilskud til kommunale 
vådområdeprojekter og om 
kommunalbestyrelsens beføjelser ved 
genopretning af vådområder 
Staten har ved NaturErhvervstyrelsen stået for jordhandlerne i form af salg, køb og jordfordeling. I det tilknyttede 
jordfordelingsprojekt, hvor staten erhvervede og byttede jord med interesserede lodsejere, indgik ni lodsejere i en 
samlet omsætning på 79,75 ha. 
  
VURDERING 
Projektet har vist, at hvis kommunen aktivt går ind i denne type projekter på et tidligt tidspunkt, så kan man sikre 
borgere adgang til naturområder. Der har i dette tilfælde været forholdsvis stor interesse for at bidrage med eksterne 
midler til fugletårnet. Den store borgerdeltagelse ved indvielsen vidner desuden om stor lokal opbakning. 
  
[adresse] har med projektet fået sit første genoprettede vådområde og opnået værdifuld erfaring med 
etablering af denne type projekter. En erfaring er blandt andet, at det er nødvendigt med en vis kommunal 
arbejdsmæssig og økonomisk egen-investering for at kunne realisere og få bedst muligt udbytte af de statsligt 
finansierede vådområdeprojekter. 
  
[adresse] er for nuværende ved at udføre forundersøgelse af mulig etablering af yderligere tre vådområder 
i kommunen. Disse er også statsfinansierede og er beliggende ved [adresse] nord for Langeskov, [adresse] 
og [adresse] øst for Hadsten. 
  
INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION 
I perioden er der blevet etableret gode kontakter og god dialog til lodsejerne og borgerne i nærområdet, og de har 
været meget entusiastiske i forbindelse med indvielsen. 
  
[adresse] har som bygherre været økonomisk ansvarlig for projektet, stået for ansøgning af fondsmidler 
og gennemførelse af projektet. Projektets faser har været kommunikeret ud via kommunens hjemmeside. 
  
ØKONOMISKE KONSEKVENSER 
Oversigt over anvendte kommunale midler i projektet: 
  
Udgifter (kr.) 
1000 meter trampesti med flis                                           55.900,00 
Parkeringspladser (opkøb, etablering, tinglysning)             53.825,00 
Fugletårn (bord bænkesæt, byggetilladelse)                                             175.420,00 
Skiltning og informationstavler                                             9.815,00 
Ekstra drænudgifter                                                         62.190,00 
I alt                                                                                  357.150,00 
  
Økonomiske bidrag (kr.) 
”15. Juni Fonden” (ekstern)                                                141.500,00 
Favrskov Kommune                                                         215.650,00 
I alt                                                                                  357.150,00 
                                             
Dertil kommer at staten har haft udgifter til konsulent og entreprenør på 582.000 kr., udgifter til jordkøb på [adresse] 
kr. samt indtægter på salg af projektarealet på 821.000 kr. 
  
INDSTILLING 
Teknik og kulturdirektøren indstiller til Teknik og Miljøudvalget: 
  
1.    At orientering om projektet tages til efterretning. 
  
BESLUTNING 
  
Bilag 
Kort over Winnie Holst enge 
710-2014-194162 
  
  
  
  
Teknik- og Miljøudvalget, 9. oktober 2014: 
Fraværende: Ingen 
  
Godkendt. 
