### Beslutninger:

Sagens behandling udsat.

###

Etape 3 af cykelsti, krydsombygning og vejforlægning.

### Resume

I udmøntningsplanen til cykelhandlingsplan 2017 indgår etablering af cykelsti mellem [adresse] og [adresse]. Cykelstiprojektet er opdelt i tre etaper, hvor etape 1 og 2 allerede er finansieret og igangsat.

Cykelstien blev besluttet på et meget overordnet grundlag i udmøntningsplanen. I forbindelse med planlægning og projektering af etape 3 har det vist sig nødvendigt at etablere en række yderligere foranstaltninger for at sikre de bløde trafikanter tættest på [adresse] by. Det er blandt andet nødvendigt at foretage en fuld krydsombygning med vejforlægning og at etablere et forsinkelsesbassin.

Da etape 3 væsentligt har ændret indholdsmæssig karakter mod et vejprojekt, og samtidig beløber sig til 6,7 mio. kr., fremlægges sagen for byrådet til stillingtagen.

### Beslutningspunkter

Det indstilles:

At 1) Byrådet godkender projektets etape 3, som beskrevet i indstillingen.

At 2) Byrådet godkender, at udgifterne til realisering af etape 3 på i alt 6,7 mio. kr. finansieres indenfor den udmøntede ramme for cykelhandlingsplanen (KB Cykelhandlingsplan).

### Borgmesterens afdelings påtegning

Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

### Sagsforløb:

Udvalg: [adresse]

Dato: 27-04-2022

Karen Paulsen: 24

Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 27. april 2022.